name: Комплекс моделей и алгоритмов повышения качества процессов планирования и организации строительного производства
keyword_list: технология и организация строительства качество строительства модель календарного планирования сроки выполнения работ оптимизация процесса автоматизированное строительное производство инвестиционной деятельности
abstract: Целью работы является разработка моделей и алгоритмов повышения качества процессов планирования и организации строительного производства, обеспечивающих заданный уровень организационно-технологической надежности строительства.
  Задачи исследования:
  проанализировать существующие способы организации строительного производ-ства в контексте качества процессов планирования и организации процессов;
  разработать алгоритм выбора оптимальных вариантов привлечения инвестиций в форме капитальных вложений в строительство;
  разработать алгоритм экспертного оценивания связанных объектов строительства;
  построить алгоритм параллельно-поточной организации строительных работ с учетом результатов контроля качества;
  разработать модель календарного планирования процесса распределения техноло-гически зависимых работ по исполнителям;
  синтезировать механизм календарного планирования при  параллельном выполне-нии работ;
  построить алгоритм вторичной оптимизации оперативно-организационного управления автоматизированного строительного производства
  провести экспериментальные исследования предложенных алгоритмов и моделей для аналитического сравнения с существующими в строительной отрасли. 
  Научная новизна работы:
  Алгоритм экспертного оценивания связанных объектов строительства, позволяю-щий однозначно интерпретировать полученные результаты измерения показателей каче-ства за счет решения задачи перечисления циклических троек в транзитивном графе экс-пертного оценивания связанных строительных объектов с нахождением максимально возможного их числа, а также снятия неопределённости принимаемого критерия экс-пертного оценивания, что позволяет  однозначно интерпретировать результаты контроля качества в зависимости от конкретных обстоятельств.
  Алгоритм параллельно-поточной организации строительных работ с учетом ре-зультатов контроля качества, позволяющий обеспечить выполнение  однородных процес-сов бригадами последовательно во времени на разных частных объектах параллельного потока, при этом технологические процессы различных видов выполняются разнотип-ными бригадами с совмещением во времени (параллельно) на разных частных фронтах параллельного потока. 
  Модель календарного планирования процесса распределения техно-логически за-висимых работ по исполнителям,  позволяющая решить задачу построения календарного графика, минимизирующего время выполнения соответствующего объема работ, некото-рым множеством исполнителей и определить оптимальную очередность их выполнения за счет использованияс использования методов исследования потока - алгоритмов Дейкстры и дефекта . 
  Механизм календарного планирования при  параллельном выполнении работ, поз-воляющий  существенно снизить сроки выполнения работ за счет аппроксимации задач организации строительного производства линейными и сетевыми задачами метода ветвей и границ, при этом  доказано, что ветвление должно рассматриваться в тесном единстве с обратной операцией - агрегированием.
  Алгоритм вторичной оптимизации оперативно-организационного управления ав-томатизированного строительного производства, отличающаяся от известных возможно-стью определения оптимальной  технологии, позволяющей повысить качество объектов  в агрегированных  сетевых графиках за счет использования метода динамического про-граммирования.
  Теоретическая и практическая значимость работы заключается  в разработке моде-лей и механизмов для оценки  инвестиционной деятельности в капитальное строитель-ство, позволяющие за счет интеллектуализации процесса управления существенно сни-зить вероятность возникновения рисков низкого качества строительно-технологического цикла, а также, непрерывно осуществляя мониторинг значений показателей факторов обуславливающих такие риски, заранее обнаруживать нежелательные тенденции,  анали-зировать причины подобных явлений и организовывать взаимодействие инвесторов и подрядчиков в целях создания рациональных вариантов взаимодействия.  Использование разработанных моделей и механизмов позволяет многократно применять разработки, ти-ражировать их и осуществлять их массовое внедрение с существенным сокращением про-должительности трудозатрат и средств.  
  Методология и методы исследования.  В работе использованы методы модели-рования организационных систем управления, системного анализа, теории игр, теории вероятности, теории принятия решений, использованием расплывчатых категорий, ис-кусственного интеллекта.
  Положения, выносимые на защиту:
  Механизм выбора оптимальных вариантов привлечения инвестиций в форме ка-питальных вложений в строительство. 
  Двухступенчатая модель ранжирования инвесторов и подрядчиков по критерию надежности.
  Модель планирования инвестиционных строительных программ в форме капи-тальных вложений с жесткой программой потребления ресурсов.
  Метод сокращения поиска решений при инвестициях в строительное производство в форме капитальных вложений.
  Внедрение результатов исследований выполнено в практической деятельности 5 строительных и проектных предприятий (СевКавНИПИагропромстрой, КабБалкагро-промстрой, РостСтрой, УМС «Минераловодское» и АО СЗ «Краснодарпроектстрой»), с общим экономическим эффектом свыше 15 млн.руб.
chairman_dissertation_council.name: Левон
chairman_dissertation_council.surname: Маилян
chairman_dissertation_council.patronymic: Рафаэлович
chairman_dissertation_council.position: профессор
chairman_dissertation_council.degree: Доктор технических наук
chairman_dissertation_council.rank: Академик
chairman_dissertation_council.wos_research_id: AAO-9095-2020
chairman_dissertation_council.scopus_author_id: 57192662909
chairman_dissertation_council.territory: РОССИЯ
organization_supervisor.name: Алексей
organization_supervisor.surname: Бескопыльный
organization_supervisor.patronymic: Николаевич
organization_supervisor.position: Проректор по учебной работе и международной деятельности
organization_supervisor.territory: РОССИЯ
rubrics.code: 67.13.85
rubrics.name: Организация, комплексная механизация и автоматизация строительно-монтажных работ. Поточные методы производства работ
rubrics.code: 67.13.15
rubrics.name: Подготовительные и вспомогательные работы на строительной площадке
oecds.code: 02.01.FA
oecds.name: CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
oecds.code: 02.01.IM
oecds.name: ENGINEERING, CIVIL
speciality_codes.name: Технология и организация строительства
speciality_codes.code: 05.23.08
supervisors.fio: Баркалов С.А.
supervisors.scientific_degree: Доктор технических наук
supervisors.speciality_code: Технология и организация строительства
supervisors.responsible_type: Научный руководитель
opponents.fio: Байбурин А.Х.
opponents.scientific_degree: Доктор технических наук
opponents.speciality_code: Технология и организация строительства
opponents.responsible_type: Оппонент
opponents.fio: Зильберова И.Ю.
opponents.scientific_degree: Кандидат технических наук
opponents.speciality_code: Технология и организация строительства
opponents.responsible_type: Оппонент
protection_organization.short_name: Донской государственный технический университет; ДГТУ
protection_organization.name: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет"
protection_organization.ogrn: 1026103727847
protection_organization.organization_type: Организация
protection_organization.okogu: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
protection_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения
author_organization.short_name: ФГБОУ ВО КУБАНСКИЙ ГАУ
author_organization.name: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА"
author_organization.ogrn: 1022301814776
author_organization.supervisor_name: АЛЕКСАНДР
author_organization.supervisor_surname: ТРУБИЛИН
author_organization.supervisor_patronymic: ИВАНОВИЧ
author_organization.organization_type: Организация
author_organization.okogu: Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
author_organization.okopf: Федеральные государственные бюджетные учреждения